…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Scheduling Analysis of Heavy Rehabilitation Project in the Dr.R.Koesma Tuban With PERT Method

Scheduling Analysis of Heavy Rehabilitation Project in the Dr.R.Koesma Tuban With PERT Method
type: AcademicArticle
type: Article
abstract: Penjadwalan proyek adalah faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan sesuai rencana. Kendala seperti sumber daya terbatas, pelaporan yang tidak tepat, dan biaya tinggi sering menjadi tantangan dalam manajemen proyek. Keterlambatan penyelesaian proyek sangat merugikan baik dari segi biaya maupun waktu. Seperti halnya yang terjadi pada proyek Pembangunan Rehabilitasi Berat Gedung Rawat Jalan Dan Administrasi di RSUD Dr. R. Koesma Kabupaten Tuban yang pada pelaksanaanya mengalami keterlambatan selama 10 hari, Penelitian ini bertujuan menentukan durasi rehabilitasi gedung RSUD dr. R. Koesma di Kabupaten Tuban menggunakan metode PERT untuk meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi risiko keterlambatan, dan memastikan keberhasilan proyek secara menyseluruh. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggabungkan dua pendekatan, metode PERT (Program Evaluation and Review Technique) untuk menghitung estimasi durasi yang diharapkan dari setiap pekerjaan, dan Microsoft Project 2016 untuk menyusun jadwal proyek yang memungkinkan identifikasi kegiatan kritis dan analisis jaringan kerja. Hasil analisis menggunakan metode PERT dan Microsoft Project 2016 menunjukan proyek diperkirakan selesi dalam 115 hari, lebih cepat dari rencana 133 hari. Probabilitas penyelesian proyek proyek selesai pada target durasi rencana T(d) = 133 hari adalah sebesar 99,9%. Menadakan kemungkinan tinggi proyek akan selesai tepat waktu.
date: 2026-01-01
volume: 8
issue: 1
is part of: Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil
status: peerReviewed
status: published
author list: authors
creator: Ratnasari Ayu Kurnia Ratnasari
type: EPrint
type: ArticleEPrint
is part of: repository
has document: Scheduling Analysis of Heavy Rehabilitation Project in the Dr.R.Koesma Tuban With PERT Method (Text)
subject: TA Engineering (General). Civil engineering (General)

Scheduling Analysis of Heavy Rehabilitation Project in the Dr.R.Koesma Tuban With PERT Method (Text)
type: Document
has file: LIT 2024 April Edy Sutrisno Putra, Nova Nevila Rodhi, Ayu Kurnia Ratnasari.pdf
has part: LIT 2024 April Edy Sutrisno Putra, Nova Nevila Rodhi, Ayu Kurnia Ratnasari.pdf

Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil
type: Organization

Borneo Engineering: Jurnal Teknik Sipil
type: Collection
issn: 25811134

Ratnasari Ayu Kurnia Ratnasari
type: Person
given name: Ratnasari
family name: Ayu Kurnia Ratnasari

Putra Edy Sutrisno Putra
type: Person
given name: Putra
family name: Edy Sutrisno Putra

Universitas Bojonegoro
type: Organization

HTML Summary of #4787 Scheduling Analysis of Heavy Rehabilitation Project in the Dr.R.Koesma Tuban With PERT Method
format: text/html
primary topic: Scheduling Analysis of Heavy Rehabilitation Project in the Dr.R.Koesma Tuban With PERT Method

TA Engineering (General). Civil engineering (General)
type: Concept