The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Analisis Dan Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Konstruksi Menggunakan Metode Hiradc Pada Proyek Rekonstruksi Jalan
Pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan rigid (perkerasan beton), memiliki peran strategis dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan program rekonstruksi jalan rigid dan rehabilitasi jalan aspal guna meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi. Namun, kegiatan konstruksi jalan memiliki berbagai potensi bahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, seperti tertabrak alat berat, terjepit mesin, tertimpa material, terjatuh, serta paparan debu dan material bersuhu tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahaya, menganalisis tingkat risiko, dan menentukan tindakan pengendalian risiko pada proyek rekonstruksi jalan menggunakan metode HIRADC (Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control). Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang terlibat langsung dalam proyek, kemudian dianalisis menggunakan matriks risiko berdasarkan nilai likelihood dan severity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi bahaya dominan berasal dari interaksi pekerja dengan alat berat dan lalu lintas aktif di sekitar lokasi proyek. Tingkat risiko yang teridentifikasi terdiri atas kategori kecil, sedang, dan berat, dengan risiko sedang sebagai kategori yang paling dominan serta beberapa risiko berat yang memerlukan prioritas pengendalian. Pengendalian risiko difokuskan pada rekayasa teknis dan administrasi, seperti pemisahan jalur kerja, penetapan zona aman operasional alat berat, penerapan SOP, serta peningkatan kompetensi pekerja. Penerapan pengendalian tersebut mampu menurunkan tingkat risiko terutama pada aspek kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Dengan demikian, metode HIRADC efektif dalam memperkuat sistem K3 dan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Analisis Dan Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Konstruksi Menggunakan Metode Hiradc Pada Proyek Rekonstruksi Jalan (Text)
HTML Summary of #4972 Laporan Akhir Penelitian Internal Dosen : Analisis Dan Penilaian Risiko Kecelakaan Kerja Konstruksi Menggunakan Metode Hiradc Pada Proyek Rekonstruksi Jalan
Prodi Teknik Sipil