…
comment: The repository administrator has not yet configured an RDF license.
primary topic: Laporan Penelitian Internal Dosen:Kajian Penyebab Terjadinya Change Order pada Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kinerja Proyek

Laporan Penelitian Internal Dosen:Kajian Penyebab Terjadinya Change Order pada Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kinerja Proyek
type: Article
abstract: Pekerjaan infrastruktur sering kali memerlukan perubahan pekerjaan selama fase konstruksi untuk menyesuaikan kondisi aktual lapangan yang mungkin berbeda dari perencanaan awal. Perubahan dapat mencakup penambahan volume pekerjaan, perubahan spesifikasi teknis, atau penyesuaian jadwal kerja akibat kondisi lapangan, perubahan kebijakan, atau faktor eksternal lainnya. Dengan adanya perubahan ini tentu dapat mempengaruhi anggaran, durasi, dan kualitas proyek. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pembengkakan biaya (cost overrun), keterlambatan proyek (project delay), dan bahkan perselisihan antara pihak terkait. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki komitmen terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan aksesibilitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, Saat ini pekerjaan konstruksi sedang berkembang pesat dan memiliki berbagai proyek infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, tembok penahan tanah, saluran drainase, saluran irigasi, tebing sungai dan lain-lain. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya Change order dan dampaknya terhadap kinerja proyek. Dengan memberikan kuesioner kepada stakeholder yang terlibat dan dilakukan analisis perhitungan menggunakan Relative Importance Index (RII) didapatkan hasil bahwa terdapat 7 faktor dengan 40 indikator yang menjadi penyebab terjadinya change order pada proyek infrastuktur tersebut dan berdampak kepada kinerja proyek yaitu kinerja biaya, kinerja mutu dan kinerja waktu dengan mendapatkan 15 indikator. Kata Kunci
date: 2026-01-01
status: published
author list: authors
type: EPrint
type: OtherEPrint
is part of: repository
has document: Laporan Penelitian Internal Dosen:Kajian Penyebab Terjadinya Change Order pada Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kinerja Proyek (Text)
subject: H Social Sciences (General)

Laporan Penelitian Internal Dosen:Kajian Penyebab Terjadinya Change Order pada Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kinerja Proyek (Text)
type: Document
has file: Jilid Penelitian Moh. Sholahuddin - moh sholahuddin.pdf
has part: Jilid Penelitian Moh. Sholahuddin - moh sholahuddin.pdf

LPPM UNIVERSITAS BOJONEGORO
type: Organization

Saputra Ichwan Hadi Saputra
type: Person
given name: Saputra
family name: Ichwan Hadi Saputra

Sholahuddin Moh. Sholahuddin
type: Person
given name: Sholahuddin
family name: Moh. Sholahuddin

JANNAH KHOIRIYYATUL JANNAH
type: Person
given name: JANNAH
family name: KHOIRIYYATUL JANNAH

Universitas Bojonegoro
type: Organization

HTML Summary of #5165 Laporan Penelitian Internal Dosen:Kajian Penyebab Terjadinya Change Order pada Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kinerja Proyek
format: text/html
primary topic: Laporan Penelitian Internal Dosen:Kajian Penyebab Terjadinya Change Order pada Pelaksanaan Pekerjaan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Kinerja Proyek

H Social Sciences (General)
type: Concept